Subject: WG: HRZ -Arbeiten an den Außenanlagen , Sperrung der Zufahrtstrasse am 17.04.2010 2007-06
From: "Hattwig, Thomas" <[email-masked]>
To: "[email-masked]'" <[email-masked]>, "Haubrich, Dr." <[email-masked]>, "[email-masked]'" <[email-masked]>, "Joepen, Norbert" <[email-masked]>, "Peithmann, Konrad" <[email-masked]>, "Mertler, Dr." <[email-masked]>, "[email-masked]'" <[email-masked]>, 'Dieter Eversheim' <[email-masked]>, "Hartenfels, Klaus" <[email-masked]>
Date: Wed, 14 Apr 2010 15:04:42 +0000

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Baumaßnahme "Errichtung Serverraum" im HRZ, Wegeler Straße 6/8 sind Arbeiten an den Außenanlagen und der Zufahrtsstraße am Samstag, den 17.04.2010 in der Zeit von 08:00 - 15.00 Uhr vorgesehen.
Für diese Arbeiten ist die komplette Sperrung der Zufahrtsstraße in der vorgenannten Zeitspanne erforderlich.

Ich bitte um Kenntnisnahme und Berücksichtigung und Information Ihrer Mitarbeiter.

Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Hattwig

========================================
Rheinische Friedrich- Wilhelms- Universität Bonn
Dezernat 4         Facility Management
Abteilung 4.5    Baumanagement
Konviktstraße 1
53113 Bonn
----------------------------------------------
Dipl.- Bauingenieur Thomas Hattwig
Tel.:        +49 228 73- 7745
Fax:         +49 228 73- 997745
Mobil:    +49 163 7337894
----------------------------------------------------------------------
Email:      [email-masked]<mailto:[email-masked]>
Web:      www.uni-bonn.de
________________________________
Von: [email-masked] [mailto:[email-masked]]
Gesendet: Montag, 12. April 2010 13:24
An: [email-masked]; Hattwig, Thomas; Steinheuer, Holger; Simoleit, Klaus; [email-masked]
Cc: [email-masked]
Betreff: HRZ -Arbeiten an den Außenanlagen , Sperrung der Zufahrtstrasse am 17.04.2010 2007-06

Guten Tag Herr Hausmann, Herr Hattwig,
nach Rücksprache mit Herrn Möllmann von der Fa. P+M  Rohrleitungs-und Tiefbau folgender Ablauf der Außenarbeiten (Pflasterungen):
1. Die Pflasterarbeiten werden in dieser Woche im Bereich der Containerstellplätze usw durchgeführt.
2. Die Absenkung der Straßenbordsteine erfolgt in der Tor -Breite Containerstellplatz .
3. Die Zu-Pflasterung  des Rohrleitungsgraben  in der Zufahrtsstraße erfolgt  am Samstag den 17.04.2010  in der Zeit von 8:00 bis 15:00 Uhr.
4. Die Zufahrtsstraße kann am Samstag den 17..04.20110 von 8:00 -15:00 Uhr  zur Durchfahrt nicht benutzt werden.

Sehr geehrter Herr Hausmann,Herr Hattwig
ich möchte Sie bitten die Sperrung der Zufahrtsstraße  für den Samstag in der Zeit von 8:00 bis 15:00 Uhr  den Beteiligten (Nutzern der Objektes ) mitzuteilen.
Danke für die Unterstützung
Mit freundlichem Gruß

Heinrich Bensler

BENSLER GmbH - Ingenieurbüro für System- und Versorgungstechnik
Zettachring 12 A, D-70567 Stuttgart
fon:  0711-900 13-12 , fax:  0711-900 13-49
mobil:    0170-782 60 70
mailto: [email-masked] ,  www.bensler.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Heinrich Bensler
Handelsregister HRB 10549 Amtsgericht Stuttgart
UStID Nr. DE 147810390 - Steuer-Nr. 99084/00999